マンション大規模修繕で不具合があったらどうする？トラブル事例・防ぐポイント

この記事の3行まとめ

大規模修繕では防水不良・雨漏り再発・タイル浮きなどの施工不良が起こる可能性がある

追加費用（相場の5〜15%増）・騒音クレーム・防犯トラブルなども発生しやすい

施工不良を防ぐ鍵は「事前の建物診断」「実績豊富な業者選び」「保証内容の確認」の3点

マンションの大規模修繕は、12〜15年周期で実施される大きな工事であり、外壁・防水・鉄部・共用部など建物全体に手を入れます。工事期間は中規模マンション（50〜100戸）でおおむね3〜6か月に及び、管理組合・居住者・施工会社・設計監理者など多くの関係者が関わるため、トラブルが起きやすい工事でもあります。

施工不良を放置すると、建物劣化の進行や数百万円規模の再工事につながる可能性もあるため注意が必要です。この記事では、マンション大規模修繕で起こりやすい施工不良・トラブル事例、その原因、防ぐためのポイント、そして万が一不具合が見つかった際の対応までを、費用感や具体例を交えてわかりやすく解説します。

大規模修繕の施工不良・トラブルとは？まず全体像を把握する

大規模修繕の施工不良とは、設計図書や仕様書どおりに工事が行われず、本来の防水性能・耐久性能・美観が確保されない状態を指します。具体的には塗装の早期剥がれ、防水層の膨れ、タイルの再浮き、雨漏り再発などが代表例です。一方「トラブル」は、施工そのものの不良だけでなく、騒音・臭い・追加費用・居住者間の摩擦など、工事に付随して発生する問題も含みます。

本記事では、まず代表的な施工不良・トラブルの種類を整理し、次にその原因と防止策、最後に発生してしまった場合の対応手順を解説します。

目次

マンション大規模修繕で発生しやすい施工不良

マンション大規模修繕で起こりやすいトラブル

マンション大規模修繕で施工不良が起きる原因

マンション大規模修繕の施工不良を防ぐポイント

工事後に施工不良が見つかった時の対応

よくある質問（FAQ）

まとめ：施工不良対策と業者選びが大規模修繕成功の鍵

マンション大規模修繕で発生しやすい施工不良

マンションの大規模修繕では、工事完了後しばらくしてから施工不良が発覚することが少なくありません。発覚するまでに数か月〜数年かかるケースもあるため、施工直後の検査だけでなく定期的な点検が重要です。まずは代表的な施工不良を整理します。

施工不良の種類 | 主な症状 | 主な原因 | 放置した場合のリスク
塗装剥がれ・膨れ | 外壁塗膜の浮き・剥離 | 下地処理不足・乾燥不足 | 美観低下・防水性能の低下
防水層の不具合 | 膨れ・破断・端部めくれ | 下地の含水・施工工程ミス | 雨漏り・コンクリート劣化
タイル浮き・剥落 | 打診で浮き音・落下 | 原因調査不足・接着不良 | 第三者への落下事故・賠償
シーリング不良 | ひび割れ・剥離・隙間 | プライマー不足・充填不足 | 雨水浸入・漏水

塗装剥がれや防水不良が発生するケース

外壁塗装や防水工事では、塗装剥がれや膨れ、防水層の不具合が発生することがあります。特に、高圧洗浄後の乾燥不足、下地のケレン（旧塗膜除去）不足、規定の塗布量を守らない「希釈しすぎ」などがあると、早ければ施工後1〜2年で塗膜が浮いてきます。

防水工事（ウレタン・シート・FRPなど）では、下地に水分が残ったまま施工すると防水層が膨れる「ふくれ現象」が起きやすく、再施工に1㎡あたり5,000〜10,000円程度のコストが追加で発生することもあります。

タイル浮きやひび割れが再発するケース

大規模修繕後でも、タイル浮きや外壁ひび割れが再発するケースがあります。原因調査や補修範囲が不十分な場合、表面だけ直しても再発する可能性が高くなります。

タイル浮きは打診調査（テストハンマーによる叩き打診）や赤外線調査で範囲を特定したうえで、エポキシ樹脂注入やアンカーピンニング工法などで補修します。調査範囲を抜き取り検査だけで済ませると、見落とした浮きが工事後に進行し、最悪の場合タイルが落下して通行人への賠償問題に発展するおそれもあります。

工事後に雨漏りや漏水が発生するケース

屋上防水やシーリング工事後でも、雨漏りや漏水が発生するケースがあります。特に、防水やシーリングの施工不良、劣化箇所の見落としがあると、最初の台風や長雨で不具合が一気に発覚します。

雨漏りは原因特定が難しく、散水調査などに数万円〜十数万円かかることもあります。施工会社の保証期間内であれば無償対応が基本ですが、原因の切り分けで「経年劣化」とされ争いになるケースもあるため、契約時の保証範囲確認が重要です。

マンション大規模修繕で起こりやすいトラブル

施工不良だけでなく、工事の進行に伴って居住者や管理組合との間でさまざまなトラブルが起こります。事前に想定しておくことで、多くは予防・軽減できます。

騒音・臭い・粉じんによるクレーム

大規模修繕では、高圧洗浄・ケレン作業・斫り（はつり）作業などで騒音・振動・粉じん・塗料臭が発生します。在宅勤務者や乳幼児・高齢者がいる家庭からのクレームが特に多く、工事中のクレームの大半はこれらが占めると言われます。

工事スケジュール・作業内容を事前に掲示・配布する

騒音を伴う作業の時間帯を周知（例：9時〜17時、昼休み配慮）

低臭タイプの塗料を採用する

クレーム窓口（現場代理人・管理会社）を明確にする

工事中の空き巣や防犯トラブル

足場が組まれると、普段は侵入できない2階以上の窓やベランダからの侵入リスクが高まります。実際に、足場設置期間中の空き巣被害は大規模修繕の典型的なトラブルのひとつです。

足場に防犯センサー・防犯カメラを設置する

足場の昇降部を夜間は施錠・封鎖する

居住者へ窓・ベランダの施錠徹底を周知する

追加費用や修繕積立金不足の問題

工事を進める中で、足場を組んで初めて発見される劣化（隠れた爆裂・鉄筋露出など）により追加費用が発生することがあります。追加工事費は当初見積もりの5〜15%程度を見込んでおくのが一般的で、これを織り込まずに予算を組むと修繕積立金不足に陥ります。

マンション規模 | 戸数の目安 | 大規模修繕費用の目安
小規模 | 〜30戸 | 2,000万〜4,000万円
中規模 | 50〜100戸 | 5,000万〜1億円
大規模 | 100戸〜 | 1億円〜

※費用は工事範囲・地域・仕様により変動します。1戸あたりの目安は概ね75万〜100万円とされます。

マンション大規模修繕で施工不良が起きる原因

施工不良は「たまたま運が悪かった」ものではなく、多くは構造的な原因があります。原因を理解することで、業者選びや契約段階での予防につながります。

施工会社の経験不足や手抜き工事

大規模修繕は建物ごとに劣化状況が異なり、現場対応力が求められます。経験の浅い会社や、繁忙期に職人を急ぎ確保したケースでは、下地処理の省略・乾燥時間の短縮・塗布量不足といった手抜きが起きやすくなります。これらは完成直後には見えにくく、数年後に不具合として表面化します。

安さ重視による業者選定

相見積もりで「最安値」だけを基準に選ぶと、施工品質を犠牲にした見積もりを掴むリスクがあります。極端に安い見積もりは、必要な工程の省略・安価な材料への変更・追加請求前提のことがあります。価格だけでなく、仕様・数量・保証内容を含めて総合的に比較しましょう。

管理組合と施工会社のコミュニケーション不足

管理組合側に専門知識がないと、施工内容のチェックが甘くなり、施工会社任せになりがちです。第三者の設計監理者（コンサルタント）を入れず、施工会社が設計・施工・監理を兼ねる「責任施工方式」では、チェック機能が働きにくいケースもあります。

マンション大規模修繕の施工不良を防ぐポイント

施工不良の多くは、事前の準備と適切な業者選びで防げます。ここでは特に重要な3つのポイントを解説します。

建物診断や劣化調査を事前に行う

工事の前に、専門家による建物診断（劣化診断）を行い、劣化箇所・範囲・原因を正確に把握しましょう。診断費用は規模により10万〜50万円程度ですが、これを省くと「必要な補修の漏れ」や「過剰工事」が起きやすくなります。打診調査・赤外線調査・コンクリート中性化試験などを組み合わせると精度が上がります。

大規模修繕実績が豊富な業者を選ぶ

マンション大規模修繕の実績が豊富で、同規模の施工事例を提示できる業者を選びましょう。確認すべきポイントは以下のとおりです。

建設業許可・建築士・施工管理技士などの有資格者の在籍

同規模・同築年数のマンション施工実績

瑕疵保険（リフォーム瑕疵保険など）への加入可否

アフター点検・保証体制の有無

下請けへの丸投げではなく自社施工体制があるか

見積もり内容や保証範囲を確認する

見積書は「一式」表記が多いものは要注意です。数量・単価・仕様（メーカー・製品名）・面積が明記された見積書を取り、複数社で同条件比較できる状態にしましょう。保証については、工事項目ごとの保証年数を確認します。

工事項目 | 保証期間の目安
外壁塗装 | 5〜10年
屋上・ベランダ防水 | 5〜10年
シーリング | 5年前後
タイル補修 | 2〜5年
鉄部塗装 | 2〜3年

※保証期間は業者・仕様により異なります。保証書を必ず書面で受け取り、保証対象外となる条件も確認しておきましょう。

工事後に施工不良が見つかった時の対応

万が一、工事後に施工不良が見つかった場合は、感情的に対応するのではなく、証拠を残しながら段階的に対応することが重要です。以下の手順で進めましょう。